# 미개발 백로그 — 세션 스캔 통합 (UNDEVELOPED_BACKLOG)

> 2026-07-11 세션 대화 전체 스캔 결과. "무엇이 아직 개발 안 됐는가"를 단일 문서로 통합.
> 상위 문서: `WORK_STATUS.md`(인수인계) · `IMPLEMENTATION_BACKLOG.md`(Phase 구조) · `FEATURE_BACKLOG_100.md`(100대 기능) · `BACKLOG.md`(reviewer 티켓).
> 상태: ⬜ 미착수 · 🔶 부분(샘플/스텁) · 🔷 진행 중 · ⏸ 게이트 대기

---

## 1. 신규 5화면(SCR-13~17) 트랙 — 이번 세션 파생

구현 자체는 완료(프론트 16파일 생성·tsc 통과, QA 진행 중). 아래는 **화면은 있으나 데이터/백엔드가 미개발**인 잔여.

| 상태 | 항목 | 내용 | 담당 | 편입 Phase |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | SCR-13 BI 실데이터 전환 | ~~집계 API 신설 필요~~ → **완료(2026-07-12)**: 행사 스코프 `/api/events/{id}/analytics`(P&L 포함) + 테넌트 전역 `/api/analytics/overview`(행사 간 매출·홀 가동률 추이·리텐션·선형회귀 예측). 잔여: 실 정산 데이터 연동 시 매출 산식 고도화(M9) | BI·BE | 완료 |
| ✅ | SCR-14 현장운영 실전환 | **완료(2026-07-12 W4)**: 혼잡=체크인 실집계 파생·전력=utility 부하 합산. CCTV·HVAC·iparking·조명 IoT는 하드웨어 계약 게이트(빈 상태 정직 표기 유지) | BE·FE | 완료 |
| ✅ | SCR-15 일정 실전환 | **완료(2026-07-12)**: V23(category·est_visitors 크롤 백필) + `/api/events/hall-utilization`·`/api/events/calendar` + 화면 실 전환. 잔여: hall_assignment 역사 백필(자유텍스트 파싱 리스크로 보류), M10 실집계 연동 시 est_visitors 갱신 | BE·FE | 완료 |
| 🔶 | SCR-16 관리자 집계 실전환 | 사용자수·활성행사수 등 실 가능 지표 API 연결. 실시간 방문객·주차·라이브는 M10/M14 이후 | ADM·BE | D-M18 |
| 🔶 | M18 관리자 본체 화면 | **users·roles·codes·menus CRUD 화면 + AdminGuard(전 /admin/* 가드) + A8 룰셋 실배선 확인 완료(2026-07-12)**. 잔여: A9 멀티테넌시 2단계(§4). roleCode 노출·테넌트 API 실배선은 완료(W4/W6) | ADM·BE | D-M18 |
| ⬜ | SCR-16 플로팅 AI 봇 | design.md상 P2·비노출 기본 — 미구현(주석만) | AI·FE | P2 |
| ✅ | AppShell 기존 네비 배선 | **완료(2026-07-12 W4)** — 행사 컨텍스트 계산 경로(useResolvedEventId) 배선 + 정산/홀배정 신설 | FE·DES | 완료 |
| ✅ | `/_styleguide` 노출 방침 | **완료(2026-07-12 W4)** — import.meta.env.DEV 분기(프로덕션 라우트 제거) | FE·TA | 완료 |
| ⬜ | Stitch 아이콘 세트 교체 | 이모지/글리프 → `stitch_kintex_ai_system_architect/_icons/` 정식 아이콘 전면 교체 | FE·DES | C-C |
| ⬜ | Stitch 구버전 폴더 정리 | `component_guide_kintex_ai_system/`(구버전, updated로 대체됨) 정리 — **삭제는 사용자 확인 후** | — | — |

## 1B. Stitch 이식 트랙 파생 (2026-07-12) — 화면은 완료, 백엔드 대기

이식 25화면(웹 SCR-22~38·A5~A9·P1~P7 + 모바일 M15) 중 **A5·A6만 실배선**, 나머지는 샘플 데이터. 백엔드 구현 시 화면별 API 계약 초안 = `_workspace/port_{ops_docs,auction,visitor_marketing,cms,public,admin,mobile_m15}.md`.

| 상태 | 항목 | 내용 | 편입 |
|---|---|---|---|
| ✅ | M6/M8 백엔드 | **완료(2026-07-12, V14/V15)** — impl_m6m8.md 참조 | 완료 |
| 🔶 | M15 옥션 백엔드 | **개설·봉인 응찰·낙찰·수주 대시보드 완료(V16 + 2차 웨이브 스코어링)**. 잔여: WebSocket 실시간 순위(현 폴링) | D-M15 |
| 🔶 | M10/M12 백엔드 | **사전등록·리드·체크인·배지·CSV·캠페인·스폰서십 완료(V17/V18/V21)** + **리드 AI 재계산(AiTextRouter, 비-PII·규칙 폴백) 실배선 완료(2026-07-13)**. 잔여: EDM 실 발송 게이트웨이 | D-M10/12 |
| 🔶 | M17 CMS 백엔드 | **콘텐츠·전이·번역·마이크로사이트·버전·미디어·공개API 완료(V19 + 2차 웨이브)** + **AI 자동번역(AiTextRouter Claude→Ollama 폴백) 실배선 완료(2026-07-13)**. 잔여: 예약게시 Redis 트리거 | D-M17 |
| ✅ | 공개 카탈로그 API | **완료(2026-07-12, V20 public_site)** — /api/public/events 등 라이브 검증 | 완료 |
| ✅ | 프론트 admin RBAC 가드 | **완료(2026-07-12)** — AdminGuard + 전 /admin/* 라우트 배선(hallManager 기준·백엔드가 최종 권위) | 완료 |
| ✅ | QA minor 2 | **완료(2026-07-12)** — kx-field 스코프 격리·★ SVG는 기왕 해소, ✓(OrganizerDashboardPage) IconCheck 교체 | 완료 |
| ⬜ | 모바일 B2C 탭 셸 | 관람객 트랙 탭 부재 — M15는 /tickets 라우트만 존재 + RN node_modules 손상(devops 재설치) | 모바일 |

## 2. 백그라운드 산출물 — 커밋 대기·미완 검증 필요

| 상태 | 항목 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 🔷 | 모바일 앱(Expo) `mobile/` | 스캐폴드 생성됨 — 미커밋. 빌드/실행 검증·기능 범위 확정 미완 | node_modules gitignore 확인 |
| 🔶 | 산출물 `docs/deliverables/` | 사업수행계획서.docx + `_gen/` 스크립트만 확인됨. **지침서 3종(사용자·운영자·개발자) PPT·프로그램 사양서+순서도 PPT 폴더 부재 → 재실행 필요**. ★**갱신 정책(2026-07-11 사용자 지시): 최초 1회 생성 → 개발 완료 시 최종 1회만 갱신(중간 갱신 금지, 비용 절감)** — 자동갱신 스크립트는 최종 시점 1회 실행용 | `gen_xlsx.py.tmp.*` 잔재 정리 |
| ⬜ | 잡파일 정리 | `hs_err_pid*.log`·`replay_pid*.log`(JVM 크래시 잔재)·`_gen/*.tmp.*` — 삭제는 사용자 확인 후 | 루트 오염 |
| ⬜ | `ci/`(CI 로고 자산) 커밋 여부 | 미추적 상태 — 번들 참조 여부 확인 후 커밋/ignore 결정 | |

## 3. 전 화면 공통 NFR — 미적용 (WORK_STATUS §6 이월)

| 상태 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| 🔶 | 라이트/다크 테마 | **토글+다크 팔레트+공유 레이어 토큰화 완료(2026-07-12 W5)**. 잔여: 화면별 하드코딩 hex 스윕(목록=_workspace/impl_theme_a11y.md) |
| 🔶 | 다국어(i18n) | **프레임워크(react-i18next ko/en/zh/ja)+공개 P1~P7+로그인/가입 완료(2026-07-12 W5)**. 잔여: 인증 후 화면 문구 추출(패턴=_workspace/impl_i18n.md) |
| 🔶 | 웹접근성 | 공유 레이어(focus-ring·reduced-motion·스킵링크) 완료(W5) — 화면 전면 감사·WCAG AA 검증 미완 |
| 🔶 | 반응형 풀스크린 | 데스크톱 1440 기준 — 태블릿/모바일 브레이크포인트 전면 적용 미완 |
| ⬜ | 시큐어코딩 점검 | 전면 감사(입력 검증·XSS·CSRF) 미실행 |

## 4. 아키텍처·플랫폼 대형 트랙 — 미착수

| 상태 | 항목 | 내용 | 편입 |
|---|---|---|---|
| 🔶 | 멀티테넌시 구현 | **1단계 완료(2026-07-12 W6)**: V26 tenant 마스터+tenant_id(event/hall/app_user)·TenantContextFilter·catalog/hall 스코핑·admin tenants API. 잔여 2단계: 전 매퍼 스코핑·JWT tid·프론트 스위처(설계=_workspace/impl_tenant_phase1.md) | BE·FE |
| ⬜ | MDI 셸 전환 | design.md §2.7 다중문서 인터페이스 — 현 AppShell은 단일 문서 | FE·DES |
| ⬜ | 100대 기능 갭 | FEATURE_BACKLOG_100 기준 신규 19 + 부분 18 — 관람객·네트워킹·참가업체 서비스 집중, orchestrator Phase 편입 필요 | 전체 |

## 5. 도메인 모듈(Phase D/E) — 미착수

| 상태 | 모듈 | 내용 |
|---|---|---|
| 🔶 | M15 공사/장치 옥션 | 코어 완료(§1B 참조) — 잔여: WebSocket 순위·계약 후속 |
| 🔶 | M10 관람객·현장 | 등록·배지/QR·체크인·리드 완료 — 잔여: 티켓 PG 실연동 |
| ⬜ | M12/M17 CMS·공개사이트 | 헤드리스 CMS·마이크로사이트·일반 대중 공개 홍보 사이트(SEO·다국어) |
| ✅ | M16 BI 백엔드 | **완료(2026-07-12 W3)** — 행사 스코프+전역 overview(리텐션·예측 포함) |
| ⬜ | M18 관리자 본체 | §1 참조 — 마스터데이터(홀·요율·룰셋·등록업체) CRUD 포함 |
| 🔶 | M1/6/7/9 | **M1 홀배정+자동견적·M6 서류·M9 정산 완료(W4)**. 잔여: M7 매칭·M9 실 PG |
| ⬜ | M11 비즈매칭 · M13 wayfinding | P2 |

## 6. 잔여 reviewer 티켓 (BACKLOG.md open)

B-01(조립부스 옵션 UI)·B-04(화면 수 표기)·B-05(정산 메뉴 IA)·B-06(이메일 인증 프롬프트)·B-07(SCR-03 공유·핀 불일치)·B-08(SCR-04 산술 오류)·B-10(Phase 라벨·조명 UI) — 전부 designer 담당.

## 7. 게이트·인프라 후속

| 상태 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|
| ✅ | 운영 도메인 | **https://kintex.wise.ai.kr 라이브(2026-07-12, 소유자 승인)** — wise 호스트 nginx 프록시(dev 오리진)+LE TLS. push→자동배포=운영 반영. 풀스택 분리는 호스트 자원(RAM 2G·디스크 95%) 확보 후 2단계 |
| 🔷 | 이번 트랙 마감 | QA(진행 중) → reviewer 정합 검증 → 커밋·push(자동배포) → WORK_STATUS 갱신 |

## 변경 이력
| 일자 | 갱신 |
|---|---|
| 2026-07-11 | 최초 작성 — 세션 대화 전체 스캔(신규 5화면 파생 잔여·커밋 대기·NFR·대형 트랙·도메인·티켓·게이트) |

---

## 2026-07-23 상태 갱신 — "백로그 전부 구현" 웨이브 (소유자 지시)

시연 준비와 병행해 잔여 백로그 전량 착수. 상태 변경(진행 로그: OWNER_FEEDBACK.md 세션 6):

| 항목 | 이전 | 현재 |
|---|---|---|
| M15 옥션 WebSocket 실시간 순위 | 🔶 폴링 | 🔷 진행(STOMP+폴링 폴백) |
| M17 예약게시 Redis 트리거 | 🔶 | 🔷 진행(@Scheduled 폴백 포함) |
| M10/12 EDM 실 발송 게이트웨이 | 🔶 | 🔷 진행(SMTP 기승인 채널·화이트리스트 dry-run 기본) |
| 경영분석 sectors 집계(코드 부재) | (신규 발견) | 🔷 진행 |
| Phase F 벤치마킹 14건(F-B1~B6·F-C1~C8) | ⬜ | 🔷 웨이브 편성(백엔드 선행→관람객 풀스택→모바일) |
| SCR-16 관리자 집계 실전환 | 🔶 | ⏭ 다음 웨이브(관리자) |
| 멀티테넌시 2단계(전 매퍼 스코핑·JWT tid·스위처) | 🔶 1단계 | ⏭ 다음 웨이브(관리자) |
| Stitch 아이콘 세트 교체 + 타이틀 선 아이콘(신규 지시) | ⬜ | ⏭ UI 스윕 웨이브 |
| MDI 셸 전환 | ⬜ | ⏭ 최종 프론트 웨이브(QA 게이트 후) |
| NFR 스윕(hex·인증후 i18n·접근성·반응형·시큐어코딩) | 🔶 | ⏭ UI 스윕 웨이브 |
| 모바일 B2C 탭 셸 | ⬜ | ⏭ 모바일 2차(재빌드 전) |
| 100대 기능 갭(신규 19·부분 18) | ⬜ | ⏸ 대형 트랙 — 시연 후 별도 웨이브 필요(단일 세션 범위 초과) |

### 결과 (2026-07-24 웨이브 완료)

| 항목 | 결과 |
|---|---|
| M15 옥션 WS 실시간 순위 | ✅ **기구현 확인**(STOMP /topic/auctions/{id}/ranking, 커밋 후 브로드캐스트·폴링 폴백) + 봉인 안전성 회귀 테스트 4건 추가 |
| M17 예약게시 트리거 | ✅ 기구현 확인(CmsScheduledPublisher 30초 폴러) — 무변경 |
| EDM 실 발송 게이트웨이 | ✅ 기구현 확인(MailService+3중 게이트: live·test-mode·MAIL_ENABLED) — 무변경 |
| F-C1 구독·오픈알림 / F-B6 라이브 공지 | ✅ 신규(V86·V87) + 프론트(구독 폼·해지 랜딩·피드·발행 콘솔 /cms/live-notices) + 모바일 피드 |
| 경영분석 sectors 집계 | ✅ 구현(booth↔company category 실집계, shape 불변) |
| Phase F 14건 | ✅ **전량 완료** — F-B1 회전QR·F-B2 5구간 환불·F-B4 RSVP·F-B5 간편결제·F-B6 라이브공지·F-C1 구독·F-C2 주차(mock)·F-C3 혼잡·F-C4 QR명함·F-C5 대기열·F-C6 멤버십·F-C7 최근본 피드·F-C8 키오스크(+F-B3 다국어는 i18n 스윕 49키 병합으로 커버, 티켓·배지 화면 확장분 잔여) — V90·V94~V101 |
| SCR-16 관리자 집계 실전환 | ✅ 완료(체크인 실집계·혼잡 pill·감사로그 최근활동, 가짜 숫자 0) |
| 멀티테넌시 2단계 | ✅ 완료(JWT tid 권위·fail-closed 403·스코핑 적용/보류 목록·ADMIN 스위처·DEMO 테넌트 격리 3중 증명, V106) — 보류 매퍼는 요약서 목록 참조 |
| MDI 셸 전환 | ✅ **stale 정정** — 이미 구현돼 있었음(mdiStore·MdiTabBar·mdiLabels, design.md §2.7 v1.2). §4의 "미착수" 표기 무효 |
| Stitch 아이콘/타이틀 선 아이콘 | ✅ 타이틀 아이콘 40화면 신규(기존 31 포함 전 화면)·이모지 12곳 교체(잔여 2건 기록) |
| NFR hex 스윕 | 🔶 81곳 토큰화(잔여 ~242는 비-토큰·차트 의도 유지 문서화) |
| 모바일 B2C 탭 셸 | ✅ 완료(app/(visitor) 5탭·티켓 딥링크 호환·주차/혼잡/라이브공지) |
| 범용 그리드 PDF(JasperReports) | ✅ 백엔드+KxDataTable 8 자동 — 커스텀 그리드 22 배선 마감 진행 |
| 100대 기능 갭(37) | ⏸ 유지 — 별도 대형 트랙 |
